Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ

http://btgdv.cantho.gov.vn

Quyết liệt thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Sáng 3-6, Thường trực HÐND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp giải trình về tình hình, kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của thành phố năm 2022; tình hình triển khai, tiến độ thực hiện các dự án được HÐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020.
Thường trực HĐND thành phố chủ tọa phiên họp.
Các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND thành phố; Nguyễn Thành Ðông, Phó Chủ tịch HÐND thành phố, chủ trì phiên họp. Ðến dự có đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; một số Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các sở, ngành thành phố và các đại biểu HÐND thành phố.

Tại phiên họp, đồng chí Dương Tấn Hiển thay mặt Thường trực UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện, kết quả giải ngân vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; tiến độ thực hiện các dự án nhóm A, nhóm B được HÐND quyết định chủ đầu tư. Theo đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn thành phố là hơn 7.510 tỉ đồng; tổng nguồn vốn đã giao chi tiết hơn 7.501 tỉ đồng, trong đó cấp thành phố quản lý 5.608 tỉ đồng, cấp quận, huyện quản lý hơn 1.693 tỉ đồng. Kết quả, đến ngày 30-5, thành phố giải ngân được hơn 965 tỉ đồng (đạt 13,22%), trong đó cấp thành phố hơn 454 tỉ đồng (đạt 8,12%), cấp quận, huyện giải ngân được hơn 510 tỉ đồng, đạt 30,16%. Có 4 chủ đầu tư chưa giải ngân; 9 chủ đầu tư giải ngân dưới 10% kế hoạch vốn; 2 chủ đầu tư giải ngân trên 10% và dưới 20% kế hoạch vốn; 5 chủ đầu tư giải ngân trên 30% kế hoạch vốn.

Tại phiên họp, các đại biểu HÐND thành phố đề nghị Thường trực UBND và thủ trưởng các sở, ngành thành phố có liên quan trả lời nguyên nhân vì sao các khu tái định cư phường Long Hòa 2, phường Thường Thạnh, đường Nguyễn Văn Cừ; dự án Trung tâm Văn hóa, Thể thao quận Ninh Kiều; dự án nâng cấp đường Hoàng Quốc Việt; dự án đường tỉnh 917, đường tỉnh 918; dự án cầu Trần Hoàng Na… chậm tiến độ. Ðồng thời đề nghị cho biết giải pháp giải quyết tình trạng kẹt xe ở 5 nút giao thông trên địa bàn quận Ninh Kiều; trách nhiệm xử lý người đứng đầu trong việc thực hiện các công trình chậm tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công chậm… Các vấn đề đại biểu HÐND thành phố đặt ra đều được thủ trưởng các sở, ngành thành phố trả lời rõ ràng, thấu đáo, đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể để khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới.   

Theo Thường trực UBND và thủ trưởng các sở, ngành thành phố, những khó khăn trong giải ngân vốn trong 5 tháng qua là do các dự án trọng điểm chiếm tỷ trọng lớn trong kế hoạch vốn năm 2022 đang trong quá trình thực hiện công tác kiểm kê, áp giá và trình duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, triển khai lập thiết kế kỹ thuật; công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn; giá của một số vật liệu xây dựng tăng cao; tính chủ động trong phối hợp tổ chức thực hiện thủ tục dự án của một số đơn vị chủ đầu tư chưa cao, mất nhiều thời gian; tiến độ các khu tái định cư chậm; một số nhà thầu không tích cực thi công, còn viện lý do thi công cầm chừng… 
 

4 6db

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị Thường trực UBND và các thủ trưởng các sở, ngành có liên quan giải trình các nội dung giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ các công trình chậm trong 5 tháng qua. 

Phát biểu bế mạc phiên họp, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, yêu cầu Thường trực UBND thành phố tiếp tục phân công các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố theo dõi lĩnh vực phụ trách, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án. Chỉ đạo các cấp, các ngành quyết liệt thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2022. Khẩn trương chỉ đạo rà soát, xác định, phân loại những khó khăn, vướng mắc trong từng khâu, từng công trình, dự án để kịp thời có biện pháp tháo gỡ; chỉ đạo các chủ đầu tư, các sở, ngành có liên quan làm việc với từng quận, huyện để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân theo luật định. Chỉ đạo Hội đồng thẩm định giá thành phố khẩn trương thực hiện và sớm trình UBND thành phố phê duyệt giá đất cụ thể tại các công trình, dự án trên địa bàn quận, huyện làm cơ sở để thực hiện công tác bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Các sở, ngành thành phố tích cực tham mưu UBND thành phố trong việc rà soát, bố trí vốn, hướng dẫn, xây dựng quy trình thủ tục đầu tư dự án đầu tư công đảm bảo rõ ràng, cụ thể để các chủ đầu tư thuận lợi trong việc hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư trình phê duyệt, điều chỉnh dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình. Tăng cường công tác phối hợp, liên thông giải quyết thủ tục hành chính giữa các sở, ngành, chính quyền các cấp, các địa phương và các chủ đầu tư. Tăng cường chỉ đạo thực hiện việc lập phương án giải phóng mặt bằng, đảm bảo tính công khai, công bằng, minh bạch, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân; chỉ đạo thực hiện việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; kịp thời xử lý những khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án trên địa bàn…

Tin, ảnh: An Bình

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây